<p style="box-sizing: inherit; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; line-height: 1.5; font-size: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Lora, " times="" new="" roman",="" serif;"=""><strong style="box-sizing: inherit;">Les membres de la commission régionale de passation des marchés publics ont déplorés le non-respect des règles&nbsp;</strong><strong style="font-size: 20.8px; box-sizing: inherit;">contractuelles qui lient les maîtres d’ouvrages.</strong></p><img src="data:image/jpeg;base64,[encoded data, 79560 characters]" data-filename="cameroun_-_logements_sociaux_d_998131271_logements_sociaux_olembe_14092016_otric_1213_ns_700_800xyyy-800x480.jpg" style="width: 669.667px; height: 401.8px;"><p style="box-sizing: inherit; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; line-height: 1.5; font-size: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Lora, " times="" new="" roman",="" serif;"="">Voici déjà 43 mois que le délai de livraison du projet des 100 logements sociaux de Bockle, dans l’arrondissement de Garoua 3e, est passé. Ce projet qui entre dans le cadre du Plan d’urgence est estimé à 5,401 milliards de FCFA.</p><p style="box-sizing: inherit; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; line-height: 1.5; font-size: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Lora, " times="" new="" roman",="" serif;"="">A la date du 26 juillet 2019, la réalisation physique des travaux sur le terrain est estimée à 53 %. Le taux d’exécution financière est quant à lui estimé à 80%. Les travaux devraient s’achever en Décembre&nbsp; 2018, mais l’adjudicataire a sollicité un prolongement supplémentaire des délais jusqu’en février 2019.</p><div class="row" style="box-sizing: inherit; display: flex; flex-wrap: wrap; margin-right: -15px; margin-left: -15px; font-size: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Lora, " times="" new="" roman",="" serif;"=""><div class="col-lg-12" style="box-sizing: inherit; width: 760px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; flex: 0 0 100%; max-width: 100%; font-size: 1.3rem; height: auto !important;"></div></div><p style="box-sizing: inherit; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; line-height: 1.5; font-size: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Lora, " times="" new="" roman",="" serif;"="">Réunis à Garoua, les membres de la commission de passation des marchés ont déploré le non respect des règles contractuelles. Notamment sur le chantier où malfaçons et qualité<br style="box-sizing: inherit;">approximative des matériaux sont notoires.</p><p style="box-sizing: inherit; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; line-height: 1.5; font-size: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Lora, " times="" new="" roman",="" serif;"="">Pour expliquer le retard des travaux, Alliances Constructions Cameroun, l’entreprise marocaine chargée de l’exécution du chantier, évoque l’absence criarde de la<br style="box-sizing: inherit;">main d’œuvre qualifiée et de manœuvres. Les retards dans l’approvisionnement du matériel dus à la distance à parcourir et les retards dans l’exécution des commandes.</p><p style="box-sizing: inherit; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; line-height: 1.5; font-size: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Lora, " times="" new="" roman",="" serif;"="">Et surtout le défaut en approvisionnement en énergie électrique sur le chantier<br style="box-sizing: inherit;">par l’entreprise Eneo. Ainsi que le manque d’eau potable et des forages au sein du chantier.</p>